(binhdinh.gov.vn) - Sáng 08/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư (TĐC) Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh (ảnh).
Quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến ngày 07/12, các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB được 762 đợt, số tiền 4.607,92 tỷ đồng; bàn giao cho chủ đầu tư diện tích 945,86/953,19 ha, đạt 99,2%. Đối với phần diện tích bị ảnh hưởng khoảng 35,85 ha do chủ đầu tư bàn giao bổ sung, đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư được 21,56 ha, đạt 60,2%.

Đối với việc di dời tuyến điện trên 110 KV, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh đang triển khai thi công xây dựng 87/87 vị trí móng trụ và đã đóng điện được 82/87 vị trí. Riêng 03 vị trí (06 cột) bổ sung, đã hoàn thành công tác lập hồ sơ. Đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật do các cơ quan Trung ương quản lý (cáp quang, cáp viễn thông), đang khẩn trương thực hiện di dời đối với 95/95 vị trí bị ảnh hưởng. 

Hiện nay, còn 01 tổ chức và 103 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Trong đó, huyện Hoài Ân còn 26 hộ chưa thống nhất nhận tiền; thị xã An Nhơn còn 16 hộ; huyện Tuy Phước còn 01 tổ chức (Công ty TNHH Vũ Hà) và 08 hộ; thị xã Hoài Nhơn còn 04 hộ; huyện Phù Cát còn 02 hộ; huyện Phù Mỹ còn 47 ngôi nhà đã tháo dỡ một phần. 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương, đơn vị trong thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu cơ bản bàn giao mặt bằng dự án trước ngày 31/12/2023, Phó Chủ tịch Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các địa phương, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các địa phương, trước 15/12/2023, phải phê duyệt xong toàn bộ phương án bồi thường GPMB, kể cả phần GPMB điều chỉnh, bổ sung; đẩy nhanh việc bàn giao đất TĐC ngoài thực địa cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách nhà nước, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB, đất TĐC và bàn giao mặt bằng thi công. Bên cạnh đó, tập trung giải quyết dứt điểm từng trường hợp vướng mắc cụ thể; giải quyết các đơn khiếu nại, kiến nghị của các hộ dân, khẩn trương rà soát, phân loại các trường hợp vướng mắc và các hộ dân cố tình không chấp hành phương án bồi thường, GPMB, bố trí TĐC đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, tiến hành củng cố hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế để đáp ứng tiến độ thi công dự án. Hoàn thành di dời hạ tầng kỹ thuật trên tuyến chính trước ngày 31/12/2023.

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với Ban QLDA 85, Ban QLDA 2 và các địa phương, đơn vị có liên quan đẩy nhanh triển khai di dời hạ tầng viễn thông. Tập trung triển khai đẩy nhanh việc di dời hạ tầng điện cao thế, cáp quang; đồng thời, khẩn trương hoàn thành hồ sơ thủ tục để triển khai việc di dời 06 trụ điện cao thế phát sinh bổ sung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức làm việc với Ban QLDA 85, Ban QLDA 2 và các đơn vị thi công để giải quyết các vướng mắc về mỏ vật liệu phục vụ dự án; hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị có liên quan hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để đảm bảo điều kiện khai thác mỏ phục vụ dự án, đảm bảo không được thiếu vật liệu cho dự án. Bên cạnh đó, khẩn trương báo cáo đề xuất UBND tỉnh xác nhận khối lượng khai thác mỏ vật liệu đối với 02 mỏ đất bổ sung mở rộng diện tích khai thác.

Ban QLDA 85, Ban QLDA 2 khẩn trương phối hợp rà soát bố trí đầy đủ kinh phí cho các địa phương, đơn vị có liên quan để kịp thời chi trả tiền bồi thường GPMB cho các tổ chức, cá nhân theo phương án được duyệt. Khẩn trương tổng hợp báo cáo và phối hợp làm việc với các cơ quan chức năng của Bộ Giao thông vận tải để sớm trình phê duyệt quyết định điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của dự án để đảm bảo kinh phí chi trả cho công tác bồi thường GPMB theo quy định. Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải phối hợp làm việc với Bộ Nông nghiệp và PTNT để sớm có văn bản chấp thuận nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam, làm cơ sở phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng đáp ứng yêu cầu tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án. Phối hợp rà soát, xác định cụ thể các điểm Găng để các địa phương ưu tiên tập trung giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan, Ban QLDA 2, Ban QLDA 85 kiểm tra, xác định các vị trí xây dựng hệ thống hào, cống kỹ thuật qua đường cao tốc để đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và xây dựng đường gom phục vụ nhu cầu dân sinh theo quy định./.

 Tác giả: Kim Loan

Nguồn tin: binhdinh.gov.vn