Chiều ngày 8/5, Đồng chí Lê Văn Lịch - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác BT, GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam về tiến độ GPMB, xây dựng các Khu TĐC, di dời hạ tầng đoạn qua địa bàn huyện.
Đồng chí Lê Văn Lịch - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ chủ trì cuộc họp
Dự án cao tốc trên địa bàn huyện Phù Mỹ có tổng chiều dài 19,33km, qua 3 xã: Mỹ Hiệp, Mỹ Hòa, Mỹ Trinh. Đến nay, UBND huyện đã hoàn thành 100% công tác kiểm kê. Bồi thường GPMB cho 1.422/1.504 hộ với số tiền 288,105 tỷ đồng (đạt 96%). Đã bàn giao cho Ban quản lý dự án 85, mặt bằng tuyến chính 16,84 km/19,33 km (đạt 87%), điện tích 102,91 ha/124,24 ha (đạt 83%). Đối với công tác xây dựng các khu tái định cư huyện đã phê duyệt 6 phương án (05 khu tái định cư) tổng diện tích 15,1ha. Sau khi có quyết định phê duyệt giá đất huyện sẽ tiến hành giao đất cho hộ dân bố trí tái định cư. Đối với công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án, bao gồm: Hệ thống điện  và 02 trạm BTS đang tiến hành lập phương án di dời và triển khai các bước tiếp theo.

Tại cuộc họp các thành viên Ban chỉ đạo và các địa phương cũng báo cáo một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân, TÐC của Dự án.

Kết luận cuộc họp, Đồng chí Lê Văn Lịch - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ cho rằng, các nội dung công việc của dự án đến thời điểm này tương đối đảm bảo, nhưng một số phần việc như tiến độ xây dựng các khu tái định cư, vấn đề di dời hạ tầng... còn chậm. Vì thế, trong thời gian đến, cần phải nỗ lực hơn nữa vì công việc ngày càng phức tạp, khó khăn hơn. Các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để tạo sự đồng tình, ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đặc biệt là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Đồng thời, khẩn trương tham mưu cho lãnh đạo; xem xét giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật kịp tiến độ. Đảm bảo sớm hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công dự án theo mốc thời gian đề ra.

Nguồn tin: Thành Hương: