Chiều ngày 13/4, đồng chí Trần Quốc Vinh – Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn huyện. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các ngành Kinh tế - hạ tầng, Tài nguyên môi trường và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.
Lãnh đạo huyện Phù Mỹ đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện
        Cụ thể, Đoàn kiểm tra của huyện đã đi kiểm tra các công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ thôn Hòa Hội Bắc đi Hòa Hội Nam (xã Mỹ Thành); Tuyến đường liên xã từ thôn Văn Trường (xã Mỹ Phong) đi xã Mỹ Thắng và công trình xây dựng vỉa hè khu trung tâm xã Mỹ Thọ.
        Tại hiện trường các công trình được kiểm tra, đồng chí Trần Quốc Vinh, Phó chủ tịch UBND huyện đã được nghe lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo về tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của từng công trình. Qua báo cáo, đến nay, đối với công trình xây dựng vỉa hè khu trung tâm xã Mỹ Thọ có tổng số 72 hộ bị ảnh hưởng, đến nay đã thực hiện chi trả cho 57 hộ với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; Công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ thôn Hòa Hội Bắc đi Hòa Hội Nam (xã Mỹ Thành) có tổng số 193 hộ bị ảnh hưởng, đến nay đã chi trả cho 189 hộ với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Riêng công trình tuyến đường liên xã từ thôn Văn Trường (xã Mỹ Phong) đi xã Mỹ Thắng huyện Phù Mỹ hiện đang tiếp tục thực hiện công tác kiểm đếm tài sản, xác minh nguồn gốc đất để tiến hành lập phương án bồi thường.
        Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, đồng chí Trần Quốc Vinh, Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tiếp tục phối hợp cùng các ngành chuyên môn của huyện đẩy nhanh hơn nữa tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình có diện tích đất thu hồi, đặc biệt ưu tiên các đoạn tuyến đang triển khai thi công để đồng bộ thông suốt hệ thống giao thông. Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với UBND các xã và các ngành chuyên môn liên quan của huyện tổ chức họp bàn tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp với ngành Điện lực tổ chức di chuyển các cột điện nằm trong phạm vi mặt đường; đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và tăng cường công tác giám sát, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công xây dựng các công trình.

Nguồn tin: Thanh Chi – Thành Hương