Sáng ngày 28/11, UBND huyện Phù Mỹ tổ chức cuộc họp về tình hình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn huyện. Đồng chí Lê Văn Lịch - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban chỉ đạo Bồi thường, hỗ trợ GPMB huyện chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Lê Văn Lịch - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban chỉ đạo Bồi thường, hỗ trợ GPMB huyện phát biểu tại cuộc họp
Cùng tham dự cuộc họp có đồng chí Phan Hữu Duy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đại diện Ban QLDA 85; đại diện đơn vị thi công Tập đoàn Sơn Hải; các đồng chí Tổ trưởng tổ công tác phụ trách công tác bồi thường, GPMB tại các xã và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã Mỹ Trinh, Mỹ Hòa, Mỹ Hiệp.

Theo báo cáo của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phù Mỹ, đến nay, huyện Phù Mỹ đã phê duyệt 50 phương án bồi thường, GPMB với số tiền 514,45 tỷ đồng cho 1.720 hộ và 15 tổ chức bị ảnh hưởng bởi triển khai thi công Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện. Huyện đã bàn giao diện tích 124,3ha/124,3ha và 19,33/19,33km chiều dài mặt bằng tuyến chính cho Chủ đầu tư Dự án, đạt tỷ lệ 100%. Đến nay, huyện đã chi trả 595,78/614,03 tỷ đồng nguồn vốn Dự án, tỷ lệ giải ngân đạt 97%.

Tại cuộc họp, Tổ trưởng các tổ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB phụ trách các xã và đại diện lãnh đạo 3 xã Mỹ Trinh, Mỹ Hòa, Mỹ Hiệp báo cáo về một số vấn đề tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB Dự án, cụ thể: công tác giải phóng mặt bằng do phát sinh bổ sung, điều chỉnh cọc GPMB (giai đoạn 2) còn nhiều hộ chưa đồng ý với phương án bồi thường, GPMB của huyện vì cho rằng giá bồi thường thấp; nhiều hộ kiến nghị bày tỏ quan điểm lo lắng mất an toàn khi nhà cửa, vật kiến trúc nằm trong hành lang an toàn của đường điện 220Kv mới; việc thi công Dự án đường bộ Cao tốc Bắc - Nam đã gây sa bồi, thủy phá và ngập úng một số tuyến kênh mương và ruộng đất, nhân dân không thể tiến hành chuẩn bị cho vụ sản xuất Đông - Xuân 2023 - 2024…

Tham gia phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phan Hữu Duy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị trong thời gian đến, các ngành, các địa phương cần tập trung tháo dỡ ngay các khó khăn vướng mắc, không được chủ quan trong công tác bồi thường, GPMB dự án Cao tốc Bắc - Nam; đề nghị Ban QLDA 85 phối hợp với các tổ công tác của huyện đi đánh giá các trường hợp không đảm bảo an toàn trong hành lang an toàn giao thông, hành lang an toàn lưới điện của Dự án; các địa phương chuẩn bị nội dung, thành phần để lãnh đạo huyện tổ chức đối thoại với các hộ dân còn vướng mắc thuộc giai đoạn 2 Dự án để tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ dân. 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Lịch - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban chỉ đạo Bồi thường, hỗ trợ GPMB huyện chỉ đạo  UBND các xã Mỹ Trinh, Mỹ Hòa, Mỹ Hiệp phối hợp với Ban QLDA 85 và Tập đoàn Sơn Hải thực hiện ngay việc khơi thông dòng chảy, khắc phục sa bồi, thủy phá đồng ruộng của người dân, đảm bảo nhân dân triển khai sản xuất vụ Đông - Xuân đúng lịch thời vụ, tránh tạo phản ứng tiêu cực trong nhân dân đối với việc thi công Dự án Cao tốc Bắc - Nam. Giao cho các tổ công tác của huyện phối hợp cùng Ban QLDA 85 đi rà soát toàn bộ các công trình, nhà cửa, vật kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật nằm trong hành lang an toàn giao thông, hành lang an toàn lưới điện phát sinh do bổ sung, điều chỉnh cọc GPMB Dự án Cao tốc Bắc - Nam để xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí và lập phương án bồi thường cho các hộ dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: “Ban QLDA 85, Tập đoàn Sơn Hải và các ngành, các địa phương cần xem nhiệm vụ Bồi thường, hỗ trợ GPMB và thi công Dự án đường bộ Cao tốc Bắc - Nam là nhiệm vụ chính trị chung để phối hợp triển khai thực hiện tốt, kịp thời tháo gỡ tất cả các vướng mắc phát sinh, tránh sự đùn đẩy về trách nhiệm nhằm đảm bảo Dự án được triển khai thi công đúng tiến độ đề ra”.

Nguồn tin: Thanh Chi: