Sáng ngày 31/10, UBND huyện Phù Mỹ tổ chức cuộc họp Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện. Đồng chí Lê Văn Lịch - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Phan Hữu Duy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đồng chủ trì cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, đến ngày 30/10, huyện Phù Mỹ đã cơ bản hoàn thành và bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam (Ban QLDA 85), với tổng chiều dài tuyến chính đã bàn giao là 19,33km, diện tích bàn giao là 124,3ha. Huyện đã thực hiện chi trả 48 phương án bồi thường, GPMB với tổng số tiền 511,601 tỷ đồng đối với 1.696 hộ và 15 tổ chức.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Lịch - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự nỗ lực, tập trung vào cuộc của Hội đồng Bồi thường GPMB huyện và cấp uỷ, chính quyền các xã trong công tác Bồi thường GPMB dự án cao tốc Bắc Nam. Đồng chí đánh giá, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, GPMB, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức và sự linh hoạt trong áp dụng các cơ chế, chính sách bồi thường GPMB cho nhân dân, công tác bồi thường, GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện Phù Mỹ đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn từ phía nhân dân. Đến nay, tổng số 1.696 hộ và 15 tổ chức bị ảnh hưởng đều đã đồng thuận bàn giao mặt bằng thi công tuyến chính dự án, không có trường hợp nào xảy ra khiếu kiện hay phải tổ chức cưỡng chế bảo vệ thi công.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay, trên chiều dài và diện tích thi công tuyến chính dự án cao tốc Bắc - Nam, quá trình GPMB còn vướng mắc 1 trụ điện 22kv thuộc khu vực xã Mỹ Trinh chưa hoàn thành công tác di dời hạ tầng kỹ thuật. Tại cuộc họp, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Phù Mỹ cam kết với Ban QLDA 85 sẽ hoàn thành công tác di dời trụ điện 22kv và bàn giao mặt bằng vị trí này lại cho Ban QLDA 85 trước ngày 15/11/2023. Đồng thời huyện cũng cam kết sẽ đồng hành với chủ đầu tư và đơn vị thi công trong suốt quá trình triển khai thi công dự án, kịp thời chỉ đạo hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc phát sinh để cùng với chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án hoàn thành tiến độ thi công dự án Cao tốc Bắc - Nam đảm bảo tiến độ đề ra.

Nguồn tin: Thanh Chi: