Chiều ngày 21.12, UBND huyện Phù Mỹ tổ chức cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn huyện.
Toàn cảnh Họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện Phù Mỹ
Đồng chí Phan Hữu Duy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự cuộc họp có đại diện Ban QLDA 85; đại diện đơn vị thi công Tập đoàn Sơn Hải; các đồng chí Tổ trưởng tổ công tác phụ trách công tác bồi thường, GPMB tại các xã và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã Mỹ Trinh, Mỹ Hòa, Mỹ Hiệp.

Theo báo cáo của Hội đồng bồi thường, GPMB huyện Phù Mỹ, đến nay, huyện Phù Mỹ đã phê duyệt 51 phương án bồi thường, GPMB với số tiền 514,695 tỷ đồng cho 1.727 hộ và 15 tổ chức bị ảnh hưởng bởi triển khai thi công Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện. Huyện đã bàn giao diện tích 124,3ha/124,3ha và 19,33/19,33km chiều dài mặt bằng tuyến chính cho Chủ đầu tư Dự án, đạt tỷ lệ 100%. Đến nay, huyện đã chi trả 604,591/614,03 tỷ đồng nguồn vốn Dự án, tỷ lệ giải ngân đạt 98,4%.

Tại cuộc họp, Tổ trưởng các tổ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB phụ trách các xã và đại diện lãnh đạo 3 xã Mỹ Trinh, Mỹ Hòa, Mỹ Hiệp báo cáo về một số vấn đề tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB Dự án, cụ thể: Các hộ gia đình đang xây dựng nhà mới trong các khu tái định cư chưa hoàn thành nên trên tuyến chính một số hộ chưa kịp di dời tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; nhiều hộ kiến nghị bày tỏ quan điểm lo lắng mất an toàn khi nhà cửa, vật kiến trúc nằm trong hành lang an toàn của đường điện 220KV mới; việc thi công Dự án đường bộ Cao tốc Bắc - Nam đã gây sa bồi, thủy phá và ngập úng một số tuyến kênh mương và ruộng đất của người dân trong mùa mưa hiện nay…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phan Hữu Duy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chỉ đạo, UBND các xã Mỹ Trinh, Mỹ Hòa, Mỹ Hiệp đôn đốc các hộ dân sớm hoàn thành việc xây dựng nhà để tháo dỡ bàn giao mặt bằng trước ngày 31.12.2023, nếu không sẽ tiến hành cưỡng chế. Đồng thời giao UBND các xã phối hợp với Ban QLDA 85 và Tập đoàn Sơn Hải thực hiện ngay việc khơi thông dòng chảy, khắc phục sa bồi, thủy phá cho nhân dân trong mùa mưa lũ hiện nay, tránh tạo phản ứng tiêu cực trong nhân dân đối với việc thi công Dự án Cao tốc Bắc - Nam. Giao cho các tổ công tác của huyện phối hợp cùng Ban QLDA 85 tiếp tục trình phê duyệt các phương án bồi thường do phát sinh bổ sung, điều chỉnh cọc GPMT (giai đoạn 2) cho các hộ dân.

Nguồn tin: Việt Lợi: