Sáng ngày 9.5 Đoàn kiểm tra của Sở GTVT Bình Định do ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã có buổi đi kiểm tra về tình hình thực hiện công tác GPMB và tiến độ thi công các công trình do Sở GTVT làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện Phù Mỹ; tham dự cùng đoàn công tác có đồng chí Trần Quốc Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ.
Kiểm tra về tình hình thực hiện công tác GPMB và tiến độ thi công các công trình do Sở GTVT làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện Phù Mỹ
    Cụ thể, Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra các công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.632 (đoạn từ Km00+00-Km07+100) và dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Diêm Tiêu – Kim Sơn (đoạn từ Km00+00-Km 7+24). Tại hiện trường các công trình được kiểm tra, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện đã báo cáo về tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của từng công trình. Cụ thể đối với tuyến đường ĐT.632 tổng số 364 hộ đân bị ảnh hưởng, đến nay huyện đã thực hiện chi trả 350 hộ với tổng số tiền hơn 24,5 tỷ đồng. Các đơn vị thi công đã hoàn thành cầu Mỹ Quang 1 và cầu Mỹ Quang 2, một số hạng mục như: rãnh thoát nước, thi công mở rộng nền đường…. tỷ lệ đạt trên 50% hợp đồng, hiện đang triển khai thi công cầu Cù Là, thi công các cống thoát nước ngang, đổ bê tông các móng mố Cầu Bình Trị… Đối với công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường Diêm Tiêu - Kim Sơn có tổng số 110 hộ bị ảnh hưởng, đến nay huyện đã chi trả cho 107 hộ với tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Đơn vị thi công đã hoàn thành 02/4 cầu bản, 20/29 cống thoát ngang và một số hạng mục như gia cố Taluy mái, thi công rãnh thoát nước, thi công mở rộng nền đường… tỷ lệ đạt khoảng 30,8% hợp đồng. 

    Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo địa phương và kiểm tra thực tế, Lãnh đạo Sở GTVT Bình Định đề nghị huyện Phù Mỹ tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp cùng địa phương tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch để đơn vị thi công triển khai thực hiện; phối hợp với ngành Điện lực tổ chức di chuyển các cột điện nằm trong phạm vi mặt đường. Yêu cầu các đơn vị thi công phải lên phương án cụ thể để công tác thi công các dự án kịp tiến độ, yêu cầu, mục đích và kế hoạch đã đề ra.

    Lãnh đạo huyện Phù Mỹ cũng đã đề nghị chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tập trung thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành đúng tiến độ đề ra, đặc biệt là việc thi công các cầu, cống thoát nước ngang, thi công  mở rộng nền đường những nơi đã hoàn thành GPMB và tăng cường công tác giám sát, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công xây dựng các công trình.

Nguồn tin: Thành Hương: